# 故事地图与发布计划

## 📊 项目概览

基于现有的 24 个用户故事（Epic 1-3），本文档提供完整的故事地图、依赖关系分析和分阶段发布计划。

## 🎯 发布阶段规划

### 📅 Release 1: 基础设施与中心配置 (Epic 1)
**目标周期**: Sprint 1-2 | **团队规模**: 4-5人 | **总故事点**: 24

#### Epic 1.1: 项目基础架构搭建
- **story-1-1**: 项目基础架构搭建
- **story-1-2**: UI组件库集成
- **story-1-3**: 认证系统现代化

#### Epic 1.2: 中心配置管理系统
- **story-1-4**: 租户管理系统
- **story-1-5**: 用户管理系统
- **story-1-6**: 系统参数配置

#### Epic 1.3: 系统支持功能
- **story-1-7**: 系统监控
- **story-1-8**: 消息中心

**🎯 Release 1 成功标准:**
- [ ] 开发环境完全搭建完成
- [ ] 基础认证和权限系统可用
- [ ] 中心配置核心功能上线
- [ ] 系统监控和消息功能正常运行

---

### 📅 Release 2: 地块信息管理系统 (Epic 2)
**目标周期**: Sprint 3-4 | **团队规模**: 4-5人 | **总故事点**: 21

#### Epic 2.1: 地块档案管理
- **story-2-1**: 地块档案管理
- **story-2-2**: 地块分类与标签管理

#### Epic 2.2: 地图管理系统
- **story-2-3**: 地图管理系统
- **story-2-4**: 空间分析功能

#### Epic 2.3: 地块分析与预警
- **story-2-5**: 适宜性评价
- **story-2-6**: 对比分析
- **story-2-7**: 风险预警

**🎯 Release 2 成功标准:**
- [ ] 完整的地块档案管理功能
- [ ] 地图和空间分析系统可用
- [ ] 地块评价和对比分析完成
- [ ] 风险预警系统运行正常

---

### 📅 Release 3: 基础架构优化与农机管理 (Epic 3)
**目标周期**: Sprint 5-7 | **团队规模**: 5-6人 | **总故事点**: 27

#### Epic 3.1: 系统架构优化
- **story-3-1**: 状态管理系统完善
- **story-3-2**: 路由权限系统优化
- **story-3-3**: API管理系统完善

#### Epic 3.2: 农机管理系统
- **story-3-4**: 农机档案管理
- **story-3-5**: 驾驶员档案管理
- **story-3-6**: 农机实时监控

#### Epic 3.3: 农机作业与调度
- **story-3-7**: 农机故障诊断
- **story-3-8**: 农机精准作业
- **story-3-9**: 农机调度管理

**🎯 Release 3 成功标准:**
- [ ] 系统架构优化完成，性能达标
- [ ] 完整的农机档案和驾驶员管理
- [ ] 农机实时监控和故障诊断系统
- [ ] 农机作业和调度管理功能上线

## 🗺️ 故事依赖关系图

### Epic 1 内部依赖
```
story-1-1 (基础架构)
├── story-1-2 (UI组件库集成) - 依赖: story-1-1
├── story-1-3 (认证系统) - 依赖: story-1-1, story-1-2
├── story-1-4 (租户管理) - 依赖: story-1-3
├── story-1-5 (用户管理) - 依赖: story-1-3, story-1-4
├── story-1-6 (系统参数) - 依赖: story-1-5
├── story-1-7 (系统监控) - 依赖: story-1-1
└── story-1-8 (消息中心) - 依赖: story-1-5
```

### Epic 2 内部依赖
```
story-2-1 (地块档案)
├── story-2-2 (地块分类) - 依赖: story-2-1
├── story-2-3 (地图管理) - 依赖: story-2-1
├── story-2-4 (空间分析) - 依赖: story-2-3
├── story-2-5 (适宜性评价) - 依赖: story-2-1, story-2-4
├── story-2-6 (对比分析) - 依赖: story-2-1, story-2-5
└── story-2-7 (风险预警) - 依赖: story-2-1, story-2-4
```

### Epic 3 内部依赖
```
story-3-1 (状态管理)
├── story-3-2 (路由权限) - 依赖: story-3-1
├── story-3-3 (API管理) - 依赖: story-3-1
├── story-3-4 (农机档案) - 依赖: story-3-1, story-3-3
├── story-3-5 (驾驶员档案) - 依赖: story-3-4
├── story-3-6 (农机监控) - 依赖: story-3-4, story-3-5
├── story-3-7 (故障诊断) - 依赖: story-3-6
├── story-3-8 (精准作业) - 依赖: story-3-6
└── story-3-9 (农机调度) - 依赖: story-3-6, story-3-8
```

### Epic 间依赖关系
```
Epic 1 (基础设施)
├── Epic 2 (地块管理) - 依赖: Epic 1.1, Epic 1.3
└── Epic 3 (农机管理) - 依赖: Epic 1 全部, Epic 2.1

具体依赖:
- Epic 2 需要认证系统 (story-1-3) 和基础架构 (story-1-1)
- Epic 3 需要完整的基础设施 (Epic 1) 和基础地块管理 (story-2-1)
```

## 📋 故事优先级矩阵

### 高优先级 (P0) - MVP 功能
| 故事编号 | 标题 | Epic | 优先级理由 | Sprint |
|----------|------|------|------------|---------|
| story-1-1 | 项目基础架构搭建 | Epic 1 | 技术基础设施，所有功能依赖 | Sprint 1 |
| story-1-3 | 认证系统现代化 | Epic 1 | 安全基础，核心业务功能依赖 | Sprint 1 |
| story-2-1 | 地块档案管理 | Epic 2 | 核心业务数据基础 | Sprint 3 |
| story-3-4 | 农机档案管理 | Epic 3 | 核心业务功能 | Sprint 5 |

### 中优先级 (P1) - 重要功能
| 故事编号 | 标题 | Epic | 优先级理由 | Sprint |
|----------|------|------|------------|---------|
| story-1-4 | 租户管理系统 | Epic 1 | 多租户支持基础 | Sprint 2 |
| story-1-5 | 用户管理系统 | Epic 1 | 权限管理核心 | Sprint 2 |
| story-2-3 | 地图管理系统 | Epic 2 | 地块业务可视化基础 | Sprint 3 |
| story-3-1 | 状态管理系统完善 | Epic 3 | 应用架构基础 | Sprint 5 |

### 标准优先级 (P2) - 增强功能
| 故事编号 | 标题 | Epic | 优先级理由 | Sprint |
|----------|------|------|------------|---------|
| story-1-2 | UI组件库集成 | Epic 1 | 开发效率提升 | Sprint 1 |
| story-1-6 | 系统参数配置 | Epic 1 | 配置管理增强 | Sprint 2 |
| story-2-2 | 地块分类与标签管理 | Epic 2 | 数据组织优化 | Sprint 4 |
| story-3-6 | 农机实时监控 | Epic 3 | 实时业务监控 | Sprint 6 |

## 🚀 发布路线图

### Phase 1: Foundation (Weeks 1-8)
```
Week 1-2: Sprint 1 - 基础设施搭建
├── story-1-1: 项目基础架构搭建
├── story-1-2: UI组件库集成
├── story-1-3: 认证系统现代化
└── 目标: 开发环境可用，基础认证完成

Week 3-4: Sprint 2 - 中心配置系统
├── story-1-4: 租户管理系统
├── story-1-5: 用户管理系统
├── story-1-6: 系统参数配置
├── story-1-7: 系统监控
├── story-1-8: 消息中心
└── 目标: 中心配置系统完整上线
```

### Phase 2: Land Management (Weeks 9-16)
```
Week 9-10: Sprint 3 - 地块基础管理
├── story-2-1: 地块档案管理
├── story-2-2: 地块分类与标签管理
├── story-2-3: 地图管理系统
└── 目标: 地块档案和地图功能上线

Week 11-12: Sprint 4 - 地块分析功能
├── story-2-4: 空间分析功能
├── story-2-5: 适宜性评价
├── story-2-6: 对比分析
└── 目标: 地块分析功能完整

Week 13-14: Sprint 5 - 地块系统完善
├── story-2-7: 风险预警
├── story-3-1: 状态管理系统完善
├── story-3-2: 路由权限系统优化
├── story-3-3: API管理系统完善
└── 目标: 地块系统完整，架构优化
```

### Phase 3: Machinery Management (Weeks 17-24)
```
Week 17-18: Sprint 6 - 农机基础管理
├── story-3-4: 农机档案管理
├── story-3-5: 驾驶员档案管理
├── story-3-6: 农机实时监控
└── 目标: 农机档案和监控基础

Week 19-20: Sprint 7 - 农机作业管理
├── story-3-7: 农机故障诊断
├── story-3-8: 农机精准作业
└── 目标: 农机作业功能完整

Week 21-22: Sprint 8 - 农机调度系统
├── story-3-9: 农机调度管理
└── 目标: 农机管理系统完整上线
```

## 📊 风险评估与缓解策略

### 高风险项目
1. **技术架构迁移风险**
   - 风险: 新架构与现有系统集成问题
   - 缓解: 渐进式迁移，保持向后兼容
   - 监控点: 每个Story完成后的集成测试

2. **依赖关系复杂度风险**
   - 风险: Story间依赖导致阻塞
   - 缓解: 并行开发独立模块，提前准备接口
   - 监控点: 每周依赖状态检查

### 中等风险项目
1. **业务需求变更风险**
   - 风险: 开发过程中需求调整
   - 缓解: 敏捷响应，小步快跑
   - 监控点: 每个Sprint的需求确认

2. **团队技能匹配风险**
   - 风险: 技术栈学习曲线
   - 缓解: 技术培训，代码审查
   - 监控点: 代码质量和进度检查

## 🎯 成功指标

### Release 级别指标
- **准时交付率**: ≥90%
- **需求完成率**: ≥95%
- **质量通过率**: ≥98%

### Story 级别指标
- **开发效率**: 每个Sprint完成8-10个Story
- **代码质量**: 零严重缺陷
- **测试覆盖率**: ≥85%

### 团队效率指标
- **Sprint速度**: 逐步提升20%
- **缺陷修复时间**: 24小时内
- **团队满意度**: ≥4.5/5.0

## 📝 下一步行动

1. **立即行动**: 确认Release 1的Sprint计划
2. **本周完成**: Sprint 1的详细规划和资源分配
3. **下周开始**: Release 1的开发工作
4. **持续监控**: 每周进度检查和风险评估

---

*本文档将根据开发进展持续更新，确保项目按计划顺利推进。*