# 敏捷开发流程规范

## 🎯 流程概述

本规范基于现有的24个用户故事（Epic 1-3），为智慧农业生产管理系统项目建立完整的敏捷开发流程，确保团队高效协作和高质量交付。

## 🔄 开发流程框架

### 核心循环：Sprint → Review → Planning → 开发
```
每个Sprint (2周) 循环:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Sprint Planning     →    Sprint Execution    →    Sprint Review │
│  (周一上午)          │    (周一-周五)        │    (下周一上午)   │
│  • 故事选择          │  • 每日站会          │  • Demo演示       │
│  • 任务分解          │  • 开发工作          │  • 回顾总结       │
│  • 估算承诺          │  • 代码审查          │  • 积分发放       │
│  • 风险识别          │  • 测试验证          │  • 改进计划       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                    │
                                    ▼
                            Retro & Retrospective
                              (下周一下午)
```

## 📋 角色职责规范

### 🎯 Product Owner (产品负责人)
**核心职责**: 业务价值最大化

#### Sprint 前准备
- [ ] **需求梳理**: 确保下个Sprint的故事已准备就绪
- [ ] **优先级排序**: 根据业务价值调整故事优先级
- [ ] **验收标准**: 明确每个故事的Acceptance Criteria
- [ ] **依赖确认**: 确认故事间的依赖关系已理清

#### Sprint Planning 参与要求
- [ ] **故事讲解**: 清晰讲解每个故事的业务价值和技术要求
- [ ] **问题解答**: 回答开发团队关于业务逻辑的问题
- [ ] **范围确认**: 确认Sprint的范围和预期成果

#### 日常协作
- [ ] **需求澄清**: 及时响应开发过程中的需求问题
- [ ] **范围变更**: 评估变更影响，必要时调整Sprint范围
- [ ] **验收测试**: 参与UAT测试，确保业务需求满足

### 👨‍💻 Development Team (开发团队)
**核心职责**: 高质量软件交付

#### Sprint Planning 参与要求
- [ ] **技术评估**: 评估每个故事的技术可行性
- [ ] **工作量估算**: 采用故事点进行相对估算
- [ ] **任务分解**: 将故事分解为具体的开发任务
- [ ] **容量评估**: 评估团队Sprint容量

#### 开发执行标准
- [ ] **每日站会**: 准时参加，报告进度、风险、计划
- [ ] **代码质量**: 遵循编码规范，通过代码审查
- [ ] **测试验证**: 完成单元测试，确保功能正常
- [ ] **进度更新**: 及时更新任务状态和进度

#### 代码提交规范
```bash
# 提交消息格式
type(scope): description

# 示例
feat(auth): 添加JWT认证功能
fix(api): 修复用户登录接口异常
docs(readme): 更新项目文档
refactor(components): 重构用户列表组件
```

### 🏃 Scrum Master (我 - Bob)
**核心职责**: 流程保障和团队赋能

#### 流程管理职责
- [ ] **Sprint组织**: 组织和引导所有Scrum会议
- [ ] **流程守护**: 确保团队遵循敏捷流程规范
- [ ] **障碍移除**: 识别并移除阻碍团队进行的障碍
- [ ] **团队协调**: 协调跨团队协作和依赖管理

#### 会议组织规范
- [ ] **Daily Standup**: 每天9:30，严格15分钟时限
- [ ] **Sprint Planning**: 每周一9:00-11:00
- [ ] **Sprint Review**: 每下周一9:00-10:30
- [ **Sprint Retrospective**: 每下周一14:00-16:00

## 📅 会议规范

### 🌅 Daily Standup (每日站会)
**时间**: 每天9:30-9:45 | **参与人员**: 全体开发团队 | **时长**: 15分钟

#### 三段式结构
```
1. 我昨天完成了什么 (What I did yesterday)
2. 我今天计划做什么 (What I'll do today)
3. 遇到了什么障碍 (Any blockers/risks)
```

#### 站会纪律
- [ ] 准时开始，准时结束
- [ ] 站立进行，保持活跃
- [ ] 只讲进度，不讨论技术细节
- [ ] 障碍会后单独处理

### 📋 Sprint Planning (冲刺规划)
**时间**: Sprint 1 周一上午9:00-11:00 | **参与人员**: 全体项目团队 | **时长**: 2小时

#### Planning 流程
```
Phase 1: 业务回顾 (30分钟)
├── 上个Sprint成果展示
├── 业务指标达成情况
└── 用户反馈总结

Phase 2: 故事介绍 (45分钟)
├── PO讲解下个Sprint的故事
├── 团队提问和讨论
└── 技术可行性确认

Phase 3: 规划讨论 (45分钟)
├── 故事估算和分解
├── 依赖关系梳理
└── Sprint目标确定

Phase 4: 承诺确认 (30分钟)
├── 团队容量评估
├── 故事选择和承诺
└── 风险识别和应对
```

### 🎯 Sprint Review (冲刺评审)
**时间**: 下周一上午9:00-10:30 | **参与人员**: 全体项目团队 | **时长**: 1.5小时

#### Review 流程
```
1. Demo演示 (60分钟)
   ├── 按故事顺序演示功能
   ├── 重点展示业务价值
   └── 收集参与者反馈

2. 结果讨论 (30分钟)
   ├── 目标达成情况评估
   ├── 质量和进度分析
   └── 问题和风险讨论
```

### 🔍 Sprint Retrospective (冲刺回顾)
**时间**: 下周一14:00-16:00 | **参与人员**: 开发团队 + Scrum Master | **时长**: 2小时

#### Retrospective 流程
```
Phase 1: 数据收集 (30分钟)
├── Sprint指标回顾
├── 团队健康度评估
└── 问题和亮点收集

Phase 2: 深度分析 (60分钟)
├── 做得好的地方 (Keep)
├── 需要改进的地方 (Improve)
├── 需要停止的事情 (Stop)
└── 需要开始的事情 (Start)

Phase 3: 行动计划 (30分钟)
├── 改进项优先级排序
├── 具体行动计划制定
└── 责任人和时间确认
```

## 📊 质量保证规范

### 🔍 Definition of Done (完成标准)

#### 代码完成标准
- [ ] **功能实现**: 所有Acceptance Criteria都已满足
- [ ] **代码质量**: 通过代码审查，符合编码规范
- [ ] **单元测试**: 核心逻辑测试覆盖率 ≥80%
- [ ] **集成测试**: 与相关模块集成测试通过
- [ ] **文档更新**: 相关技术文档已更新

#### 故事完成标准
- [ ] **业务验收**: Product Owner确认功能满足业务需求
- [ ] **测试通过**: 所有测试用例执行通过
- [ ] **部署就绪**: 代码已部署到测试环境
- [ ] **用户可用**: 用户可以在测试环境正常使用

### 🧪 测试规范

#### 测试类型和覆盖
```
测试金字塔:
┌─────────────────────────────────┐
│    E2E Tests (10%)             │  ← 用户场景测试
├─────────────────────────────────┤
│   Integration Tests (20%)       │  ← 模块集成测试
├─────────────────────────────────┤
│    Unit Tests (70%)             │  ← 单元逻辑测试
└─────────────────────────────────┘
```

#### 测试要求
- [ ] **单元测试**: 每个组件和工具函数都要有单元测试
- [ ] **集成测试**: API接口、数据流、组件集成要有集成测试
- [ ] **E2E测试**: 核心用户路径要有端到端测试
- [ ] **性能测试**: 关键接口要有性能基准测试

### 🔍 代码审查规范

#### Pull Request 要求
- [ ] **标题格式**: `feat(模块): 功能描述` 或 `fix(模块): 修复描述`
- [ ] **描述完整**: 包含变更说明、测试方法、风险提示
- [ ] **关联Story**: 关联对应的Jira story编号
- [ ] **审查者**: 至少需要1位团队成员审查

#### 审查检查清单
```
✅ 功能正确性
✅ 代码规范性
✅ 测试完整性
✅ 性能影响
✅ 安全考虑
✅ 文档更新
```

## 🚀 风险管理规范

### 🎯 风险识别矩阵

#### 风险等级分类
```
高影响 高概率: 立即处理
高影响 低概率: 密切监控
低影响 高概率: 及时处理
低影响 低概率: 定期检查
```

#### 常见风险类型
- **技术风险**: 新技术学习曲线、架构复杂性
- **进度风险**: 需求变更、依赖阻塞、资源不足
- **质量风险**: 测试不充分、技术债务积累
- **团队风险**: 人员变动、技能不匹配、沟通不畅

### 🛡️ 风险应对策略

#### 风险监控机制
- [ ] **每日识别**: 站会中识别和报告风险
- [ ] **每周评估**: Sprint Review中评估风险状态
- [ ] **每月回顾**: Retrospective中回顾风险管理效果

#### 应对措施
- **规避**: 通过计划调整避免风险发生
- **缓解**: 降低风险发生的概率或影响
- **转移**: 将风险影响转移给其他方
- **接受**: 接受风险并准备应急预案

## 📈 团队协作规范

### 💬 沟通原则

#### 高效沟通准则
- [ ] **及时响应**: 消息和问题在4小时内响应
- [ ] **清晰表达**: 使用清晰、简洁、准确的语言
- [ ] **尊重他人**: 倾听不同观点，建设性讨论
- [ ] **信息公开**: 重要信息及时同步给相关人

#### 会议礼仪
- [ ] **准时参会**: 会议准时开始和结束
- [ ] **专注参与**: 会议期间专注讨论内容
- [ ] **积极发言**: 主动分享观点和建议
- [ ] **跟进行动**: 会议结论及时跟进落实

### 🤝 协作工具规范

#### 开发工具使用
- **代码管理**: Git + GitHub/GitLab
- **项目管理**: Jira/Leang
- **文档协作**: Confluence/Notion
- **沟通工具**: Slack/企业微信

#### 工作流程
```
1. 需求确认 → Jira Story创建
2. 开发工作 → Git分支开发
3. 代码提交 → Pull Request
4. 代码审查 → 审查通过后合并
5. 测试验证 → 自动化测试 + 手动测试
6. 部署发布 → 测试环境 → 生产环境
```

## 🎯 持续改进机制

### 📊 团队指标监控

#### 关键指标
- **Velocity (速度)**: 每个Sprint完成的故事点数
- **Burndown Chart (燃尽图)**: Sprint剩余工作量趋势
- **Quality Metrics (质量指标)**: 缺陷数量、修复时间
- **Team Happiness (团队满意度)**: 团队成员满意度调查

#### 监控频率
- [ ] **每日**: Daily Standup进度跟踪
- [ ] **每周**: Velocity和质量趋势分析
- [ ] **每月**: 团队健康度评估
- [ ] **每季度**: 流程改进效果评估

### 🔄 改进循环

#### PDCA循环应用
```
Plan (计划) → Do (执行) → Check (检查) → Act (行动)
    ↑                                         ↓
    ←─────────────── 改进循环 ────────────────┘
```

#### 改进措施实施
- [ ] **识别问题**: 通过回顾会议识别改进机会
- [ ] **制定计划**: 制定具体的改进行动计划
- [ ] **执行实施**: 在工作中实施改进措施
- [ ] **效果评估**: 评估改进措施的效果

## 📝 文档管理规范

### 📚 文档类型和职责

#### 项目文档
- **Sprint计划**: 每个Sprint的详细计划
- **技术文档**: 架构设计、API文档、数据库设计
- **用户手册**: 功能使用说明、操作指南
- **运维文档**: 部署指南、监控配置

#### 文档维护要求
- [ ] **及时更新**: 代码变更后及时更新相关文档
- [ ] **版本控制**: 文档版本与代码版本保持同步
- [ ] **质量检查**: 定期检查文档的准确性和完整性
- [ ] **访问控制**: 确保文档的安全访问权限

## 🎉 总结

本敏捷开发流程规范为智慧农业生产管理系统项目提供了：

1. **清晰的流程框架**: 从Sprint Planning到Retrospective的完整流程
2. **明确的角色职责**: 每个角色的职责和协作方式
3. **严格的质量标准**: 代码质量、测试覆盖率、文档要求
4. **有效的风险管理**: 风险识别、评估、应对机制
5. **持续改进机制**: 团队协作、流程优化、知识积累

遵循本规范，团队将能够高效协作、高质量交付，确保项目按计划成功完成！

---

*本文档将根据项目实践持续优化和完善。*