# Sprint 规划模板

## 📋 Sprint 规划信息

**Sprint 编号**: Sprint 1
**Sprint 时间**: 2024年X月X日 - 2024年X月X日
**团队规模**: 5人
**Sprint 目标**: 完成项目基础架构搭建和UI组件库集成

## 🎯 Sprint 目标

### 主要目标
1. 建立现代化的React项目架构
2. 集成shadcn/ui组件库
3. 完成认证系统现代化改造
4. 建立完整的开发环境

### 成功标准
- [ ] 项目基础架构搭建完成
- [ ] UI组件库集成并可用
- [ ] 认证系统功能正常
- [ ] 开发环境配置完善
- [ ] 团队开发流程顺畅

## 📊 Sprint 容量分析

### 团队容量
| 成员姓名 | 角色 | 可用时间(天) | 专注度 | 有效容量 |
|----------|------|----------------|--------|----------|
| 张三 | 前端开发 | 10 | 100% | 10 |
| 李四 | 前端开发 | 10 | 100% | 10 |
| 王五 | 后端开发 | 10 | 100% | 10 |
| 赵六 | 测试 | 8 | 100% | 8 |
| 钱七 | 产品 | 6 | 100% | 6 |

### 历史速度数据
- **团队平均速度**: 24点/Sprint
- **个人平均速度**: 4.8点/人
- **上Sprint速度**: 26点

### 本Sprint 容量
- **目标容量**: 24-26点
- **安全容量**: 22点 (留出缓冲)
- **理想容量**: 25点

## 📋 计划故事列表

### 高优先级 (P0) - 必须完成
| 故事编号 | 故事标题 | 优先级 | 故事点 | 状态 | 负责人 | 预估时间 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|----------|
| story-1-1 | 项目基础架构搭建 | P0 | 8 | ✅ Planned | 张三 | 4天 |
| story-1-3 | 认证系统现代化 | P0 | 5 | ✅ Planned | 王五 | 3天 |
| story-1-4 | 租户管理系统 | P0 | 6 | ✅ Planned | 李四 | 4天 |

### 中优先级 (P1) - 尽量完成
| 故事编号 | 故事标题 | 优先级 | 故事点 | 状态 | 负责人 | 预估时间 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|----------|
| story-1-2 | UI组件库集成 | P1 | 3 | ✅ Planned | 张三 | 2天 |
| story-1-5 | 用户管理系统 | P1 | 5 | ✅ Planned | 李四 | 3天 |

### 低优先级 (P2) - 有时间完成
| 故事编号 | 故事标题 | 优先级 | 故事点 | 状态 | 负责人 | 预估时间 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|----------|
| story-1-6 | 系统参数配置 | P2 | 3 | ⏳ Backlog | 李四 | 2天 |
| story-1-7 | 系统监控 | P2 | 4 | ⏳ Backlog | 张三 | 3天 |
| story-1-8 | 消息中心 | P2 | 4 | ⏳ Backlog | 王五 | 3天 |

## 🎯 故事依赖关系

### 依赖关系图
```
story-1-1 (基础架构)
├── story-1-2 (UI组件库) - 依赖: story-1-1
├── story-1-3 (认证系统) - 依赖: story-1-1, story-1-2
├── story-1-4 (租户管理) - 依赖: story-1-3
├── story-1-5 (用户管理) - 依赖: story-1-3, story-1-4
└── 其他P2故事 - 依赖: P0故事
```

### 依赖管理
- **关键路径**: story-1-1 → story-1-3 → story-1-4
- **并行工作**: story-1-2可与story-1-1并行
- **风险管理**: 认证系统是关键路径，需优先保障

## 📅 Sprint 时间规划

### Week 1 (第1-7天)
#### 基础架构阶段
```
Day 1-2: story-1-1 项目基础架构搭建
├── 任务1: Vite + React 19 项目初始化 (张三)
├── 任务2: TypeScript 配置和代码规范设置 (张三)
├── 任务3: 项目目录结构建立 (张三)
├── 任务4: 开发工具配置 (ESLint, Prettier) (张三)
└── 任务5: Git 工作流设置 (张三)

Day 3-4: story-1-2 UI组件库集成
├── 任务1: shadcn/ui 组件库安装配置 (张三)
├── 任务2: 基础组件集成和使用 (张三)
├── 任务3: 主题和样式定制 (张三)
└── 任务4: 组件库文档编写 (张三)

Day 5-7: story-1-3 认证系统现代化
├── 任务1: JWT 认证架构设计 (王五)
├── 任务2: 登录组件开发 (李四)
├── 任务3: 用户状态管理 (王五)
├── 任务4: 权限控制实现 (王五)
├── 任务5: 认证API接口开发 (王五)
└── 任务6: 认证功能测试 (赵六)
```

### Week 2 (第8-14天)
#### 业务功能阶段
```
Day 8-10: story-1-4 租户管理系统
├── 任务1: 租户管理界面开发 (李四)
├── 任务2: 租户增删改查功能 (李四)
├── 任务3: 租户权限配置 (王五)
├── 任务4: 租户数据模型设计 (王五)
└── 任务5: 租户管理API开发 (王五)

Day 11-13: story-1-5 用户管理系统
├── 任务1: 用户管理界面开发 (李四)
├── 任务2: 用户角色权限管理 (李四)
├── 任务3: 用户增删改查功能 (王五)
├── 任务4: 用户数据关联租户 (王五)
└── 任务5: 用户管理API开发 (王五)

Day 14: Sprint 收尾和准备
├── 任务1: 代码审查和重构 (全体)
├── 任务2: 单元测试补充 (全体)
├── 任务3: 集成测试 (赵六)
├── 任务4: Demo准备 (全体)
└── 任务5: Sprint Review准备 (全体)
```

## ⚠️ 风险识别与应对

### 技术风险
| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
|----------|------|------|----------|--------|
| 新技术栈学习曲线 | 中 | 高 | 提前技术培训，代码审查 | 张三 |
| 组件库集成问题 | 低 | 中 | 详细文档，备用方案 | 张三 |
| 认证系统复杂度 | 中 | 高 | 分阶段实现，充分测试 | 王五 |

### 进度风险
| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
|----------|------|------|----------|--------|
| 需求变更 | 中 | 中 | 及时沟通，范围调整 | 钱七 |
| 人员请假 | 低 | 中 | 知识共享，任务重分配 | Bob |
| 集成问题 | 中 | 中 | 提前测试，专人负责 | 赵六 |

### 质量风险
| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
|----------|------|------|----------|--------|
| 代码质量 | 低 | 高 | 代码审查，自动化检查 | 全体 |
| 测试不充分 | 中 | 高 | 测试驱动开发，测试计划 | 赵六 |
| 文档缺失 | 高 | 中 | 文档模板，及时更新 | 全体 |

## 📊 质量保证计划

### 代码质量
- [ ] **代码审查**: 每个PR至少1人审查
- [ ] **编码规范**: ESLint + Prettier自动化检查
- [ ] **类型安全**: TypeScript严格模式
- [ ] **性能优化**: Bundle大小监控

### 测试策略
- [ ] **单元测试**: 覆盖率 ≥80%
- [ ] **集成测试**: 关键API和组件集成
- [ ] **端到端测试**: 核心用户流程
- [ ] **性能测试**: 关键接口响应时间

### 文档要求
- [ ] **技术文档**: 架构设计、API文档
- [ ] **用户文档**: 功能说明、操作指南
- [ ] **代码注释**: 复杂逻辑必须有注释
- [ ] **README**: 项目部署和运行说明

## 🎯 成功指标

### 交付指标
- [ ] **故事完成率**: 计划故事 ≥90%完成
- [ ] **代码质量**: 严重缺陷 = 0
- [ ] **测试覆盖率**: ≥80%
- [ ] **文档完整性**: 100%文档更新

### 流程指标
- [ ] **代码审查**: 100%代码经过审查
- [ ] **每日站会**: 100%准时参与
- [ ] **缺陷修复**: 严重缺陷24小时内修复
- [ ] **团队协作**: 无严重协作问题

### 技术指标
- [ ] **构建时间**: ≤3分钟
- [ ] **测试通过率**: ≥95%
- [ ] **性能基准**: 页面加载 ≤3秒
- [ ] **类型检查**: 0个TypeScript错误

## 📝 交付物清单

### 代码交付物
- [ ] React项目基础架构
- [ ] shadcn/ui组件库集成
- [ ] 现代化认证系统
- [ ] 租户管理系统
- [ ] 用户管理系统

### 文档交付物
- [ ] 架构设计文档
- [ ] API接口文档
- [ ] 用户操作手册
- [ ] 部署指南
- [ ] 测试报告

### 演示交付物
- [ ] 功能演示视频
- [ ] 系统部署地址
- [ ] 测试账号和密码
- [ ] 用户使用指南

## 🔄 每日检查清单

### 站会检查
- [ ] 进度更新及时准确
- [ ] 障碍识别和报告
- [ ] 下日计划明确
- [ ] 团队协作顺畅

### 代码检查
- [ ] 代码提交规范
- [ ] 测试覆盖充足
- [ ] 性能无回归
- [ ] 文档同步更新

### 质量检查
- [ ] 功能测试通过
- [ ] 代码审查完成
- [ ] 安全检查通过
- [ ] 用户验收确认

## 📞 应急联系方式

### 技术支持
- **架构问题**: 张三 (技术负责人)
- **后端问题**: 王五 (后端开发)
- **前端问题**: 李四 (前端开发)
- **测试问题**: 赵六 (测试工程师)

### 项目管理
- **进度协调**: Bob (Scrum Master)
- **业务需求**: 钱七 (Product Owner)
- **紧急决策**: 项目负责人

---

**创建时间**: 2024年X月X日
**创建人**: Bob (Scrum Master)
**最后更新**: 2024年X月X日
**下次更新**: Sprint Review会议后